# 🚀 VEZA ULTIMATE - FEATURE BOARD

## 📊 Vue d'ensemble

Ce board gère la priorisation et l'implémentation des features innovantes pour transformer Veza en plateforme ultime pour les créateurs audio.

### Colonnes du Board

| Colonne | Description | Critères d'entrée | Critères de sortie |
|---------|-------------|-------------------|-------------------|
| **Backlog** | Features candidates | IECC Score > 6.0 | Validation équipe |
| **Selected** | Features approuvées | Top 15% High-ROI | Prêt pour développement |
| **In Progress** | En développement | Sprint planifié | Tests complets |
| **Review** | En validation | Code review + tests | Approbation finale |
| **Done** | Déployé en prod | Feature flag ON | Métriques OK |
| **Parked** | Temporairement arrêté | Problèmes techniques | Réévaluation |

---

## 🎯 FEATURES PRIORITAIRES (Top 15% High-ROI)

### ✅ **SELECTED** - Prêt pour développement

#### 1. **AI Stem-Separation & Remix** 🎵
- **IECC Score** : 7.5/10
- **ROI Estimé** : +350% engagement
- **Effort** : 6-10 semaines
- **Status** : Selected
- **Sprint** : Sprint 1 (Semaine 1-2)

**Description** :
- Séparation automatique des pistes (vocals, drums, bass, etc.)
- Remix collaboratif en temps-réel
- Export multi-format (WAV, MP3, stems)

**Livrables** :
- [ ] Service AI stem-separation
- [ ] Interface remix temps-réel
- [ ] API export multi-format
- [ ] Tests de performance

---

#### 2. **Real-Time Jam Synchronized** 🎸
- **IECC Score** : 7.0/10
- **ROI Estimé** : +400% engagement
- **Effort** : 7-11 semaines
- **Status** : Selected
- **Sprint** : Sprint 2 (Semaine 3-4)

**Description** :
- Jam session synchronisée (Ninjam-like)
- Latence ultra-faible (< 50ms)
- Support multi-instruments
- Recording et replay

**Livrables** :
- [ ] Service jam temps-réel
- [ ] Synchronisation audio
- [ ] Interface multi-instruments
- [ ] Système de recording

---

#### 3. **Bounty Quest Engine** 💰
- **IECC Score** : 7.3/10
- **ROI Estimé** : +300% revenue
- **Effort** : 5-9 semaines
- **Status** : Selected
- **Sprint** : Sprint 3 (Semaine 5-6)

**Description** :
- Quêtes rémunérées pour collaborations
- Système de récompenses
- Marketplace de talents
- Gamification avancée

**Livrables** :
- [ ] Engine de quêtes
- [ ] Système de paiements
- [ ] Marketplace talents
- [ ] Dashboard créateurs

---

### 🔄 **IN PROGRESS** - En développement

#### 4. **AI Recommendations Engine** 🤖
- **IECC Score** : 9.5/10
- **ROI Estimé** : +300% engagement
- **Status** : In Progress
- **Sprint** : Sprint 0 (Terminé)

**Description** :
- ✅ Moteur de recommandations AI
- ✅ Cache Redis intelligent
- ✅ API REST complète
- ✅ Tests unitaires

**Livrables** :
- ✅ Service de recommandations
- ✅ Handler HTTP
- ✅ Cache Redis
- ✅ Documentation complète

---

### 📋 **BACKLOG** - Features candidates

#### 5. **Marketplace B2B Jingles** 🎼
- **IECC Score** : 7.5/10
- **ROI Estimé** : +200% revenue
- **Effort** : 4-8 semaines
- **Status** : Backlog

#### 6. **Plug-in Rent-to-Own** 🔌
- **IECC Score** : 7.8/10
- **ROI Estimé** : +180% revenue
- **Effort** : 3-6 semaines
- **Status** : Backlog

#### 7. **Social Audio Rooms** 🎧
- **IECC Score** : 7.5/10
- **ROI Estimé** : +300% engagement
- **Effort** : 4-8 semaines
- **Status** : Backlog

#### 8. **Crowdfunding Music Projects** 🎵
- **IECC Score** : 7.2/10
- **ROI Estimé** : +350% revenue
- **Effort** : 5-9 semaines
- **Status** : Backlog

---

### 🧪 **LAB/EXPERIMENTS** - POC en cours

#### 9. **Voice-to-MIDI Conversion** 🎹
- **IECC Score** : 6.5/10
- **ROI Estimé** : +250% engagement
- **Effort** : 7-11 semaines
- **Status** : Lab
- **Expire** : 2024-02-15

#### 10. **Analytics Privacy-Preserving** 🔒
- **IECC Score** : 7.2/10
- **ROI Estimé** : +150% trust
- **Effort** : 4-7 semaines
- **Status** : Lab
- **Expire** : 2024-02-20

---

### 🚀 **DONE** - Déployé en production

#### 11. **Plugin Gateway Architecture** ⚙️
- **IECC Score** : 8.0/10
- **Status** : Done
- **Deployed** : 2024-01-15

**Description** :
- ✅ Architecture modulaire
- ✅ Découverte dynamique
- ✅ Isolation complète
- ✅ Monitoring avancé

---

### ⏸️ **PARKED** - Temporairement arrêté

#### 12. **Spatial Audio Dolby Atmos** 🎧
- **IECC Score** : 5.5/10
- **Raison** : Complexité technique élevée
- **Status** : Parked
- **Réévaluation** : 2024-03-01

#### 13. **VR/AR Music Studio** 🥽
- **IECC Score** : 3.0/10
- **Raison** : Technologie immature
- **Status** : Parked
- **Réévaluation** : 2024-06-01

---

## 📈 MÉTRIQUES DE SUCCÈS

### KPI Business
- **Coverage** : ≥ 90% users utilisent au moins 3 features
- **Satisfaction** : CSAT ≥ 4.5/5 sur features beta après 30j
- **Revenue** : +300% ARPU d'ici 6 mois
- **Engagement** : +400% session duration

### KPI Technique
- **Performance** : < 200ms P95 route/API
- **Coût** : ≤ 0.5 $ pour 1k RPS streams
- **Disponibilité** : ≥ 99.95% availability
- **Error Budget** : < 0.05% error rate

### KPI Innovation
- **Feature Velocity** : +300% nouveaux features
- **Deployment Frequency** : +500% déploiements
- **Time to Market** : -50% temps de développement
- **Technical Debt** : < 10% du codebase

---

## 🔄 PROCESSUS DE DÉCISION

### 1. **Sélection des Features**
```bash
# Critères de sélection
IECC_Score >= 7.0
ROI_Estimate >= 200%
Effort <= 12 weeks
Complexity <= 8/10
```

### 2. **Validation Équipe**
- ✅ Product Owner
- ✅ Tech Lead
- ✅ UX Designer
- ✅ DevOps Engineer

### 3. **Approval Process**
1. **Design Doc** (1-2 jours)
2. **POC** (1 semaine)
3. **Bench > Budget** (2-3 jours)
4. **GO/NO-GO** (1 jour)

### 4. **Development Workflow**
1. **Feature Flag OFF** par défaut
2. **Progressive Rollout** (5% → 25% → 100%)
3. **Monitoring Continu** (métriques + alertes)
4. **Post-Launch Review** (30j après déploiement)

---

## 🛠️ OUTILS ET AUTOMATION

### Quality Gates
- **Static Analysis** : Semgrep + SonarQube
- **Security Scanning** : OWASP ZAP + Snyk
- **Performance Testing** : k6 + Grafana Cloud
- **Mutation Testing** : > 80% coverage
- **Chaos Engineering** : Chaos Mesh

### CI/CD Pipeline
```yaml
# .github/workflows/feature-deployment.yml
name: Feature Deployment
on:
  push:
    branches: [feature/*]
jobs:
  test:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Run Tests
      - name: Performance Test
      - name: Security Scan
      - name: Deploy to Staging
```

### Monitoring Stack
- **Metrics** : Prometheus + Grafana
- **Logs** : ELK Stack
- **Traces** : Jaeger
- **Alerts** : PagerDuty + Slack

---

## 📅 ROADMAP 2024

### Q1 2024 (Jan-Mars)
- ✅ Plugin Gateway Architecture
- 🔄 AI Recommendations Engine
- 🔄 AI Stem-Separation & Remix
- 🔄 Real-Time Jam Synchronized

### Q2 2024 (Avril-Juin)
- 📋 Bounty Quest Engine
- 📋 Marketplace B2B Jingles
- 📋 Social Audio Rooms
- 📋 Crowdfunding Music Projects

### Q3 2024 (Juillet-Sept)
- 📋 Voice-to-MIDI Conversion
- 📋 Analytics Privacy-Preserving
- 📋 Plug-in Rent-to-Own
- 📋 Label Admin Dashboard

### Q4 2024 (Oct-Déc)
- 📋 Advanced AI Features
- 📋 Enterprise Features
- 📋 Performance Optimizations
- 📋 Security Hardening

---

## 🎯 PROCHAINES ACTIONS

### Cette Semaine
1. **Finaliser Plugin Gateway** (2-3 jours)
2. **Démarrer AI Stem-Separation** (1 semaine)
3. **Préparer Sprint 1** (planning + ressources)

### Ce Mois
1. **Déployer 3 features** en production
2. **Atteindre 90% coverage** utilisateurs
3. **Valider métriques** de performance

### Ce Trimestre
1. **Livrer 10+ features** innovantes
2. **Atteindre +300%** feature velocity
3. **Maintenir < 200ms** P95 latency

---

*Board créé par le Chief Product-Platform Engineer*  
*Dernière mise à jour : 2024-01-15* 