# ORIGIN_DEVELOPMENT_PHASES.md

## 📋 RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Ce document définit les 8 phases de développement de la plateforme Veza sur 24 mois (2025-2027). Chaque phase est planifiée avec objectifs clairs, livrables mesurables, et métriques de succès. Le plan suit une approche itérative avec releases régulières, permettant validation continue et ajustements si nécessaire. Les phases sont conçues pour maximiser la valeur business dès la Phase 1 (MVP) tout en construisant progressivement vers une plateforme complète de 600+ fonctionnalités.

## 🎯 OBJECTIFS

### Objectif Principal
Définir un plan de développement réaliste et mesurable sur 24 mois pour implémenter les 600+ fonctionnalités de Veza, avec des releases régulières générant de la valeur business à chaque phase.

### Objectifs Secondaires
- Établir des jalons clairs avec critères d'acceptation
- Optimiser l'allocation des ressources par phase
- Minimiser les risques techniques et business
- Assurer la qualité continue (tests, performance, sécurité)
- Maintenir la motivation de l'équipe avec succès réguliers

## 📖 TABLE DES MATIÈRES

1. [Vue d'Ensemble du Planning](#1-vue-densemble-du-planning)
2. [Phase 0: Stabilisation](#2-phase-0-stabilisation)
3. [Phase 1: MVP Core](#3-phase-1-mvp-core)
4. [Phase 2: Features Essentielles](#4-phase-2-features-essentielles)
5. [Phase 3: Marketplace & Monétisation](#5-phase-3-marketplace--monétisation)
6. [Phase 4: Social & Collaboration](#6-phase-4-social--collaboration)
7. [Phase 5: Intelligence & Analytics](#7-phase-5-intelligence--analytics)
8. [Phase 6: Monétisation Avancée](#8-phase-6-monétisation-avancée)
9. [Phase 7: Scale & Enterprise](#9-phase-7-scale--enterprise)
10. [Phase 8: Innovation & IA](#10-phase-8-innovation--ia)
11. [Gestion des Risques](#11-gestion-des-risques)
12. [Ressources et Budget](#12-ressources-et-budget)

## 🔒 RÈGLES IMMUABLES

1. **Chaque phase DOIT être complétée à 100%** avant de passer à la suivante
2. **Les critères de succès sont NON NÉGOCIABLES** - pas de "presque fini"
3. **Pas de feature creep** - nouvelles features uniquement après validation complète phase actuelle
4. **Tests obligatoires** - minimum 80% coverage à chaque phase
5. **Code review systématique** - 2 reviewers minimum pour chaque PR
6. **Documentation à jour** - API docs, README, guides utilisateur
7. **Performance monitoring** - métriques en production dès Phase 1
8. **Zero regression** - nouveaux bugs bloquent la phase
9. **Security audit** - audit externe avant Phases 1, 3, 5, 7
10. **User feedback** - tests utilisateurs entre chaque phase

## 1. VUE D'ENSEMBLE DU PLANNING

### 1.1 Timeline Globale

```
2025                                    2026                                    2027
│                                       │                                       │
├─P0──┼─P1───┼─P2───┼─P3────┼─P4────┼─P5────┼─P6────┼─P7────┼─P8────┤
│ 1mo │ 2mo  │ 2mo  │ 3mo   │ 3mo   │ 3mo   │ 3mo   │ 3mo   │ 4mo   │
│     │      │      │       │       │       │       │       │       │
└─────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
  Feb   Mar    May    Jul     Oct     Jan     Apr     Jul     Oct    Jan
       MVP   Basic  Market  Social   AI     Premium Scale  Innovation
```

### 1.2 Distribution des Features

| Phase | Duration | Features | % Total | Cumul % | Team Size |
|-------|----------|----------|---------|---------|-----------|
| **P0** | 1 mois | 0 (stabilisation) | 0% | 0% | 2-3 devs |
| **P1** | 2 mois | 50 | 8.3% | 8.3% | 3-4 devs |
| **P2** | 2 mois | 60 | 10% | 18.3% | 4-5 devs |
| **P3** | 3 mois | 80 | 13.3% | 31.6% | 5-6 devs |
| **P4** | 3 mois | 90 | 15% | 46.6% | 6-7 devs |
| **P5** | 3 mois | 80 | 13.3% | 59.9% | 7-8 devs |
| **P6** | 3 mois | 70 | 11.7% | 71.6% | 8 devs |
| **P7** | 3 mois | 90 | 15% | 86.6% | 8 devs |
| **P8** | 4 mois | 80 | 13.4% | 100% | 8 devs |
| **TOTAL** | 24 mois | 600 | 100% | 100% | - |

### 1.3 Métriques Cumulatives

```
Features Implémentées (cumul)
600 ┤                                                         ╭────
550 ┤                                                   ╭─────╯
500 ┤                                             ╭─────╯
450 ┤                                       ╭─────╯
400 ┤                                 ╭─────╯
350 ┤                           ╭─────╯
300 ┤                     ╭─────╯
250 ┤               ╭─────╯
200 ┤         ╭─────╯
150 ┤   ╭─────╯
100 ┤ ╭─╯
 50 ├─╯
  0 └────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────
      P0  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8
```

## 2. PHASE 0: STABILISATION

**Durée**: 1 mois (Février 2025)  
**Objectif**: Stabiliser l'existant, mettre en place les fondations  
**Features**: 0 nouvelles (focus qualité)  
**Team**: 2-3 développeurs

### 2.1 Objectifs Détaillés

#### Objectif 1: Stabiliser le Code Existant
- Fixer TOUS les bugs connus (33 bugs identifiés)
- Résoudre les erreurs de compilation (chat-server, stream-server)
- Uniformiser les conventions de code
- Nettoyer le code mort

#### Objectif 2: Infrastructure de Tests
- Setup CI/CD complet (GitHub Actions)
- Tests unitaires: backend Go (target 80%)
- Tests unitaires: Rust services (target 80%)
- Tests frontend: Vitest + Playwright
- Coverage reporting automatique

#### Objectif 3: Monitoring & Observabilité
- Prometheus + Grafana setup
- Logging centralisé (Loki)
- Distributed tracing (Jaeger)
- Alerting configuré
- Dashboards opérationnels

#### Objectif 4: Documentation
- Architecture documentée (ORIGIN docs)
- API documentation (OpenAPI/Swagger)
- README à jour pour chaque service
- Guides de contribution
- Runbooks opérationnels

### 2.2 Livrables

| Livrable | Description | Owner | Status |
|----------|-------------|-------|--------|
| **L0.1** | CI/CD pipeline fonctionnel | DevOps | ⏳ |
| **L0.2** | Tests coverage > 80% backend | Backend Lead | ⏳ |
| **L0.3** | Tests coverage > 80% Rust | Rust Lead | ⏳ |
| **L0.4** | Tests E2E frontend (10 scenarios) | Frontend Lead | ⏳ |
| **L0.5** | Prometheus + Grafana opérationnels | DevOps | ⏳ |
| **L0.6** | Documentation ORIGIN complète | Tech Lead | ⏳ |
| **L0.7** | Zero bugs critiques | Team | ⏳ |
| **L0.8** | Build vert stable 7 jours consécutifs | Team | ⏳ |

### 2.3 Critères de Succès

#### Must Have (Bloquants)
- ✅ 0 bugs critiques ou majeurs
- ✅ Coverage > 80% sur backend + Rust
- ✅ CI/CD pipeline vert pendant 7 jours
- ✅ Monitoring opérationnel avec alertes
- ✅ Documentation ORIGIN 15/15 documents

#### Should Have (Importants)
- ✅ Tests E2E frontend (10 scenarios minimum)
- ✅ API documentation complète (Swagger)
- ✅ Performance baseline établie
- ✅ Security audit initial

#### Could Have (Bonus)
- Load testing initial (k6)
- Performance optimization
- Dependency updates

### 2.4 Risques et Mitigations

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
|--------|-------------|--------|------------|
| Bugs critiques découverts | Haute | Élevé | Buffer 1 semaine dans planning |
| Dépendances incompatibles | Moyenne | Moyen | Dependency audit week 1 |
| Team learning curve | Moyenne | Faible | Pair programming, documentation |
| Scope creep | Faible | Moyen | Strict focus stabilisation only |

### 2.5 Planning Détaillé

#### Semaine 1 (Feb 3-9)
- [ ] Setup CI/CD pipeline
- [ ] Dependency audit et updates
- [ ] Bug triage et priorisation
- [ ] Architecture docs (ORIGIN)

#### Semaine 2 (Feb 10-16)
- [ ] Fix bugs critiques backend
- [ ] Fix compilation errors Rust
- [ ] Tests unitaires backend (50%)
- [ ] Monitoring setup (Prometheus)

#### Semaine 3 (Feb 17-23)
- [ ] Tests unitaires backend (80%+)
- [ ] Tests unitaires Rust (80%+)
- [ ] Tests E2E frontend (5 scenarios)
- [ ] Grafana dashboards

#### Semaine 4 (Feb 24 - Mar 2)
- [ ] Tests E2E frontend (10 scenarios)
- [ ] API documentation (Swagger)
- [ ] Security audit initial
- [ ] Validation finale + go/no-go decision

## 3. PHASE 1: MVP CORE

**Durée**: 2 mois (Mars-Avril 2025)  
**Objectif**: MVP fonctionnel pour premiers utilisateurs  
**Features**: 50 (F001-F050)  
**Team**: 3-4 développeurs

### 3.1 Features Priorisées (50)

#### Module 1: Auth & Security (15)
- F001-F010: Inscription, login, OAuth (Google, GitHub)
- F011-F015: Gestion mots de passe (reset, change, validation)

#### Module 2: Profils Utilisateurs (10)
- F031-F040: Profil de base (avatar, bio, username)

#### Module 3: Streaming Audio (15)
- F106-F120: Lecteur audio basique (play, pause, volume, queue)

#### Module 4: File Management (10)
- F066-F075: Upload audio, validation, metadata

### 3.2 Objectifs Détaillés

#### Objectif 1: Authentification Complète
- Inscription/login email + OAuth (Google, GitHub)
- JWT avec refresh tokens
- Password reset flow
- 2FA TOTP basique
- Session management

#### Objectif 2: Profils Utilisateurs
- Création/édition profil
- Upload avatar
- Bio et informations basiques
- Profil public/privé
- Settings de compte

#### Objectif 3: Streaming Audio Fonctionnel
- Upload audio (MP3, WAV, FLAC)
- Lecteur audio HTML5
- Play/pause, volume, seek
- Queue basique
- Waveform visualization

#### Objectif 4: Infrastructure Production
- Déploiement staging
- Déploiement production
- HTTPS configuré (Let's Encrypt)
- CDN pour assets
- Backup automatique DB

### 3.3 Livrables

| Livrable | Description | Deadline | Status |
|----------|-------------|----------|--------|
| **L1.1** | Auth system complet | Week 2 | ⏳ |
| **L1.2** | Profils utilisateurs | Week 4 | ⏳ |
| **L1.3** | Upload audio fonctionnel | Week 5 | ⏳ |
| **L1.4** | Lecteur audio | Week 6 | ⏳ |
| **L1.5** | Déploiement staging | Week 7 | ⏳ |
| **L1.6** | Tests alpha (10 users) | Week 7 | ⏳ |
| **L1.7** | Déploiement production | Week 8 | ⏳ |
| **L1.8** | Release publique MVP | Week 8 | ⏳ |

### 3.4 Critères de Succès

#### Must Have
- ✅ 50 features complètes (F001-F050)
- ✅ Tests coverage > 80%
- ✅ API response time p95 < 150ms
- ✅ Frontend Lighthouse score > 85
- ✅ Zero bugs critiques en production
- ✅ 100 premiers utilisateurs (alpha)

#### Should Have
- ✅ User onboarding fluide (<2min)
- ✅ Upload audio <30s pour 5MB file
- ✅ Audio playback latency <500ms
- ✅ Mobile responsive (tous écrans)

#### Could Have
- PWA installable
- Offline mode basique
- Social sharing

### 3.5 Métriques Succès (KPI)

| Métrique | Target | Mesure |
|----------|--------|--------|
| **Utilisateurs inscrits** | 100+ | Analytics |
| **Tracks uploadés** | 500+ | Database |
| **Sessions actives** | 50+ concurrent | Monitoring |
| **Taux de rétention J7** | > 40% | Analytics |
| **NPS Score** | > 50 | Survey |
| **Uptime** | > 99.5% | Monitoring |
| **API Latency p95** | < 150ms | Prometheus |

### 3.6 Planning Détaillé

#### Sprint 1 (Mar 3-16): Auth & Profils
**Semaine 1**:
- Backend: Auth service (login, register)
- Backend: JWT generation/validation
- Frontend: Login/Register forms
- Database: Users table + migrations

**Semaine 2**:
- Backend: OAuth Google/GitHub
- Backend: Password reset flow
- Frontend: OAuth buttons
- Frontend: Password reset UI
- Tests: Auth tests (unit + integration)

#### Sprint 2 (Mar 17-30): Profils & Upload
**Semaine 3**:
- Backend: User profile endpoints
- Backend: Avatar upload (S3)
- Frontend: Profile page
- Frontend: Avatar upload UI

**Semaine 4**:
- Backend: Settings endpoints
- Frontend: Settings page
- Tests: Profile tests

#### Sprint 3 (Mar 31 - Apr 13): Streaming
**Semaine 5**:
- Backend: Track upload endpoints
- Backend: Metadata extraction
- Stream Server: Basic transcoding
- Frontend: Upload UI

**Semaine 6**:
- Frontend: Audio player component
- Frontend: Waveform visualization
- Frontend: Queue management
- Tests: Streaming tests

#### Sprint 4 (Apr 14-30): Production & Launch
**Semaine 7**:
- DevOps: Staging deployment
- DevOps: Production infrastructure
- QA: Alpha testing (10 users)
- Bug fixes prioritaires

**Semaine 8**:
- DevOps: Production deployment
- Marketing: Landing page
- Marketing: Release announcement
- Monitoring: Production dashboards

### 3.7 Risques Phase 1

| Risque | Prob | Impact | Mitigation |
|--------|------|--------|------------|
| Audio transcoding lent | Haute | Moyen | Background workers, queue system |
| OAuth integration complexe | Moyenne | Moyen | Use proven libraries (passport.js equivalent) |
| S3 costs élevés | Moyenne | Faible | Compression, CDN, lifecycle policies |
| User adoption faible | Moyenne | Élevé | User testing early, iterate UX |
| Performance issues | Faible | Moyen | Load testing, profiling, optimization |

## 4. PHASE 2: FEATURES ESSENTIELLES

**Durée**: 2 mois (Mai-Juin 2025)  
**Objectif**: Compléter features essentielles pour rétention  
**Features**: 60 (F051-F110)  
**Team**: 4-5 développeurs

### 4.1 Features Priorisées (60)

#### Module 4: Streaming Audio (suite) (25)
- F121-F145: Playlists, shuffle, repeat, speed control, crossfade

#### Module 5: Chat & Messaging (20)
- F151-F170: DM 1-to-1, rooms, emojis, reactions, file sharing

#### Module 6: Social (15)
- F186-F200: Follow/unfollow, feed, likes, comments

### 4.2 Objectifs Détaillés

#### Objectif 1: Playlists Complètes
- Création/édition playlists
- Ajouter/retirer tracks
- Réorganiser tracks (drag & drop)
- Playlists publiques/privées
- Playlists collaboratives
- Smart playlists (auto-update)

#### Objectif 2: Chat Temps Réel
- Messages directs 1-to-1
- Salons de discussion (rooms)
- Présence utilisateurs (online/offline)
- Notifications temps réel
- Historique messages
- Recherche dans messages

#### Objectif 3: Fonctionnalités Sociales
- Suivre/ne plus suivre utilisateurs
- Feed d'activités
- Liker tracks/playlists
- Commenter tracks
- Partage social (Twitter, Facebook)
- Découverte utilisateurs (suggestions)

### 4.3 Livrables

| Livrable | Description | Deadline | Status |
|----------|-------------|----------|--------|
| **L2.1** | Playlists system complet | Week 2 | ⏳ |
| **L2.2** | Chat WebSocket opérationnel | Week 4 | ⏳ |
| **L2.3** | Social feed | Week 6 | ⏳ |
| **L2.4** | Notifications temps réel | Week 7 | ⏳ |
| **L2.5** | Mobile app (React Native) alpha | Week 8 | ⏳ |

### 4.4 Critères de Succès

#### Must Have
- ✅ 60 nouvelles features (110 total cumulé)
- ✅ WebSocket stable (99.9% uptime)
- ✅ Chat latency < 50ms
- ✅ 500+ utilisateurs actifs
- ✅ 5,000+ tracks uploadés
- ✅ Taux de rétention J30 > 30%

#### Should Have
- ✅ 100+ playlists créées
- ✅ 10,000+ messages échangés
- ✅ 50+ utilisateurs en ligne peak
- ✅ Mobile app installable (TestFlight/Beta)

#### Could Have
- Voice messages dans chat
- Video sharing
- Stickers/GIFs personnalisés

### 4.5 Métriques Succès (KPI)

| Métrique | Target | Mesure |
|----------|--------|--------|
| **Utilisateurs actifs (MAU)** | 500+ | Analytics |
| **Playlists créées** | 100+ | Database |
| **Messages échangés** | 10,000+ | Database |
| **Sessions simultanées** | 50+ | Monitoring |
| **Engagement rate** | > 60% | Analytics |
| **Churn rate** | < 15% | Analytics |

### 4.6 Planning Détaillé

#### Sprint 5 (May 5-18): Playlists
- Backend: Playlist CRUD endpoints
- Backend: Playlist-tracks associations
- Frontend: Playlist UI
- Frontend: Drag & drop reordering
- Tests: Playlist tests

#### Sprint 6 (May 19 - Jun 1): Chat
- Chat Server: WebSocket setup (Rust)
- Chat Server: Room management
- Chat Server: Message storage
- Frontend: Chat UI
- Frontend: WebSocket client
- Tests: Chat integration tests

#### Sprint 7 (Jun 2-15): Social
- Backend: Follow/unfollow
- Backend: Activity feed
- Backend: Likes/comments
- Frontend: Social feed UI
- Frontend: User discovery
- Tests: Social features tests

#### Sprint 8 (Jun 16-30): Notifications & Mobile
- Backend: Notifications service
- Frontend: Real-time notifications
- Mobile: React Native app setup
- Mobile: Core screens (login, player, profile)
- Tests: E2E mobile tests

### 4.7 Risques Phase 2

| Risque | Prob | Impact | Mitigation |
|--------|------|--------|------------|
| WebSocket scaling issues | Haute | Élevé | Redis pub/sub, horizontal scaling |
| Chat spam/abuse | Haute | Moyen | Rate limiting, moderation tools |
| Mobile app complexité | Moyenne | Moyen | Réutiliser max code web (React) |
| Performance playlists | Moyenne | Faible | Pagination, lazy loading |
| User engagement faible | Moyenne | Élevé | Gamification, notifications push |

## 5. PHASE 3: MARKETPLACE & MONÉTISATION

**Durée**: 3 mois (Juillet-Septembre 2025)  
**Objectif**: Marketplace opérationnel + premières ventes  
**Features**: 80 (F111-F190, F226-F275)  
**Team**: 5-6 développeurs

### 5.1 Features Priorisées (80)

#### Module 7: Marketplace (50)
- F226-F275: Produits, licences, achats, paiements, analytics vendeur

#### Module 8: Education (15)
- F276-F290: Cours, progression, certificats

#### Module 9: Hardware Management (15)
- F306-F320: Inventaire matériel, garanties

### 5.2 Objectifs Détaillés

#### Objectif 1: Marketplace Complet
- Créer/éditer produits (samples, beats, presets)
- Upload preview audio
- Système de licences (personnelle, commerciale, exclusive)
- Panier d'achat multi-produits
- Checkout Stripe intégré
- Génération factures automatiques
- Dashboard vendeur avec analytics
- Système de reviews/ratings

#### Objectif 2: Plateforme Éducative
- Créer/publier cours
- Leçons vidéo/audio/texte
- Quizz et évaluations
- Certificats de complétion
- Tracking progression
- Abonnement mensuel accès illimité

#### Objectif 3: Gestion Matériel
- Inventaire équipement perso
- Tracking garanties
- Upload factures/manuels
- Notifications expiration garantie
- Historique maintenance

### 5.3 Livrables

| Livrable | Description | Deadline | Status |
|----------|-------------|----------|--------|
| **L3.1** | Marketplace MVP | Week 4 | ⏳ |
| **L3.2** | Stripe integration | Week 5 | ⏳ |
| **L3.3** | Premières ventes (10+) | Week 6 | ⏳ |
| **L3.4** | Plateforme éducative | Week 9 | ⏳ |
| **L3.5** | 5 cours publiés | Week 10 | ⏳ |
| **L3.6** | Gestion matériel | Week 12 | ⏳ |

### 5.4 Critères de Succès

#### Must Have
- ✅ 80 nouvelles features (190 total cumulé)
- ✅ 10+ ventes réalisées
- ✅ $1,000+ GMV (Gross Merchandise Value)
- ✅ 50+ produits listés
- ✅ Stripe integration certifiée (PCI DSS)
- ✅ Zero fraud/disputes

#### Should Have
- ✅ 5+ cours publiés
- ✅ 100+ enrollments cours
- ✅ 10+ vendeurs actifs
- ✅ Dashboard analytics vendeur

#### Could Have
- PayPal integration
- Crypto payments
- Affiliate program

### 5.5 Métriques Succès (KPI)

| Métrique | Target | Mesure |
|----------|--------|--------|
| **GMV (Gross Merch Value)** | $1,000+ | Stripe |
| **Transactions** | 10+ | Database |
| **Produits listés** | 50+ | Database |
| **Vendeurs actifs** | 10+ | Analytics |
| **Cours publiés** | 5+ | Database |
| **Enrollments cours** | 100+ | Database |
| **Take rate** | 15% | Business |

### 5.6 Planning Détaillé

#### Sprint 9 (Jul 7-20): Marketplace Foundation
- Backend: Product CRUD
- Backend: License types
- Frontend: Product listing UI
- Frontend: Product detail page
- Tests: Product tests

#### Sprint 10 (Jul 21 - Aug 3): Payments
- Backend: Stripe integration
- Backend: Cart system
- Backend: Order management
- Frontend: Checkout flow
- Frontend: Payment UI
- Tests: Payment integration tests

#### Sprint 11 (Aug 4-17): Vendeur Dashboard
- Backend: Seller analytics
- Backend: Payout system (Stripe Connect)
- Frontend: Seller dashboard
- Frontend: Sales charts
- Tests: Seller tests

#### Sprint 12 (Aug 18-31): Education Platform
- Backend: Course CRUD
- Backend: Lesson management
- Backend: Progress tracking
- Frontend: Course player
- Frontend: Quiz UI

#### Sprint 13 (Sep 1-30): Hardware & Polish
- Backend: Equipment inventory
- Backend: Warranty tracking
- Frontend: Inventory UI
- QA: Marketplace testing (50+ scenarios)
- Security: External audit marketplace

### 5.7 Risques Phase 3

| Risque | Prob | Impact | Mitigation |
|--------|------|--------|------------|
| Stripe integration bugs | Moyenne | Élevé | Extensive testing, sandbox env |
| Fraud/chargebacks | Moyenne | Élevé | KYC, fraud detection, limits |
| Low seller adoption | Haute | Élevé | Marketing, incentives, support |
| Payment security breach | Faible | Critique | PCI DSS, security audit, monitoring |
| Legal compliance issues | Moyenne | Élevé | Legal review, T&Cs, contracts |

## 6. PHASE 4: SOCIAL & COLLABORATION

**Durée**: 3 mois (Octobre-Décembre 2025)  
**Objectif**: Fonctionnalités sociales avancées + collaboration temps réel  
**Features**: 90 (F191-F225, F481-F535)  
**Team**: 6-7 développeurs

### 6.1 Features Priorisées (90)

#### Module 6: Social (suite) (25)
- F201-F225: Groupes, événements, posts riches, hashtags

#### Module 17: Collaboration (30)
- F481-F510: DAW collaboration, version control, comments temporels

#### Module 16: Live Streaming (20)
- F471-F490: Live DJ sets, concerts, chat live

#### Module 18: Gamification (15)
- F536-F550: XP, levels, achievements, leaderboards

### 6.2 Objectifs Détaillés

#### Objectif 1: Social Avancé
- Groupes/communautés
- Événements avec RSVP
- Posts riches (texte, images, audio, video)
- Hashtags et trending topics
- Page d'exploration/découverte
- Recommandations personnalisées

#### Objectif 2: Collaboration Temps Réel
- DAW collaboration (Splice-like)
- Version control pour projets audio
- Commentaires temporels sur tracks
- Stems sharing pour remixes
- Co-édition playlists
- Video chat intégré

#### Objectif 3: Live Streaming
- Live DJ sets
- Live concerts
- Multi-camera support
- Chat live intégré
- Donations/tips live
- VOD replay

#### Objectif 4: Gamification
- Système XP et niveaux
- Achievements/badges
- Challenges quotidiens/hebdomadaires
- Leaderboards (global, amis, genre)
- Récompenses exclusives

### 6.3 Livrables

| Livrable | Description | Deadline | Status |
|----------|-------------|----------|--------|
| **L4.1** | Groupes/communautés | Week 3 | ⏳ |
| **L4.2** | Collaboration DAW | Week 7 | ⏳ |
| **L4.3** | Live streaming MVP | Week 9 | ⏳ |
| **L4.4** | Gamification complète | Week 11 | ⏳ |
| **L4.5** | 10 événements live réussis | Week 12 | ⏳ |

### 6.4 Critères de Succès

#### Must Have
- ✅ 90 nouvelles features (280 total cumulé)
- ✅ 1,000+ utilisateurs actifs
- ✅ 100+ groupes créés
- ✅ 10 live events avec 50+ viewers
- ✅ Collaboration fonctionnelle (5+ projets)
- ✅ Gamification engageant (70%+ participation)

#### Should Have
- ✅ 50+ événements créés
- ✅ 1,000+ achievements débloqués
- ✅ Video chat stable (<100ms latency)
- ✅ Live streaming HD quality

#### Could Have
- Screen sharing
- Virtual events
- NFT integration

### 6.5 Métriques Succès (KPI)

| Métrique | Target | Mesure |
|----------|--------|--------|
| **MAU** | 1,000+ | Analytics |
| **Groupes actifs** | 50+ | Database |
| **Live events** | 10+ | Analytics |
| **Viewers simultanés (peak)** | 100+ | Monitoring |
| **Projets collaboratifs** | 20+ | Database |
| **Engagement gamification** | 70%+ | Analytics |

### 6.6 Risques Phase 4

| Risque | Prob | Impact | Mitigation |
|--------|------|--------|------------|
| Live streaming technical issues | Haute | Élevé | Extensive testing, CDN, backup |
| Video chat bandwidth | Haute | Moyen | WebRTC optimization, adaptive quality |
| Collaboration conflicts | Moyenne | Moyen | Conflict resolution UI, auto-merge |
| User moderation needed | Haute | Moyen | Moderation tools, auto-moderation AI |
| Gamification not engaging | Moyenne | Moyen | A/B testing, user feedback, iterate |

## 7. PHASE 5: INTELLIGENCE & ANALYTICS

**Durée**: 3 mois (Janvier-Mars 2026)  
**Objectif**: IA/ML pour recommandations + analytics avancés  
**Features**: 80 (F276-F305, F381-F435, F456-F470)  
**Team**: 7-8 développeurs

### 7.1 Features Priorisées (80)

#### Module 15: AI & Advanced Features (30)
- F456-F485: Mastering auto, stem separation, genre detection, recommandations ML

#### Module 12: Analytics (30)
- F381-F410: Analytics créateur, vendeur, admin, dashboards

#### Module 11: Search & Discovery (20)
- F351-F370: Recherche fulltext, filtres avancés, recommandations

### 7.2 Objectifs Détaillés

#### Objectif 1: AI/ML Features
- Mastering automatique (loudness, EQ, compression)
- Stem separation (vocal, drums, bass, other)
- Genre detection automatique
- BPM/Key detection avancée
- Recommendation engine ML (collaborative filtering)
- Content ID (copyright detection)
- Auto-tagging

#### Objectif 2: Analytics Avancés
- Dashboard créateur (plays, engagement, demo)
- Dashboard vendeur (sales, revenue, conversions)
- Dashboard admin (users, revenue, performance)
- Export données CSV/Excel
- Rapports automatisés (email hebdo/mensuel)
- Prédictions (trend forecasting)

#### Objectif 3: Search Avancé
- Recherche fulltext avec Elasticsearch
- Filtres avancés (genre, BPM, key, durée, prix)
- Recherche phonétique
- Correction orthographique
- Autocomplete intelligent
- Recherche par similarité audio

### 7.3 Livrables

| Livrable | Description | Deadline | Status |
|----------|-------------|----------|--------|
| **L5.1** | AI mastering engine | Week 4 | ⏳ |
| **L5.2** | Stem separation | Week 6 | ⏳ |
| **L5.3** | Recommendation ML model | Week 8 | ⏳ |
| **L5.4** | Analytics dashboards | Week 10 | ⏳ |
| **L5.5** | Elasticsearch search | Week 12 | ⏳ |

### 7.4 Critères de Succès

#### Must Have
- ✅ 80 nouvelles features (360 total cumulé)
- ✅ AI mastering utilisé (100+ tracks)
- ✅ Stem separation fonctionnelle (qualité >85%)
- ✅ Recommendations CTR > 5%
- ✅ Analytics dashboards complets
- ✅ Search latency < 50ms

#### Should Have
- ✅ Genre detection accuracy > 90%
- ✅ BPM detection accuracy > 95%
- ✅ Content ID 99.9% accuracy
- ✅ Rapports automatisés actifs

#### Could Have
- Voice synthesis
- Auto-transcription lyrics
- AI mixing assistant

### 7.5 Métriques Succès (KPI)

| Métrique | Target | Mesure |
|----------|--------|--------|
| **AI mastering usage** | 100+ tracks | Database |
| **Stem separation usage** | 50+ tracks | Database |
| **Recommendations CTR** | > 5% | Analytics |
| **Search queries/day** | 1,000+ | Elasticsearch |
| **Dashboard usage** | 80%+ creators | Analytics |

### 7.6 Risques Phase 5

| Risque | Prob | Impact | Mitigation |
|--------|------|--------|------------|
| AI model quality insufficient | Haute | Élevé | Extensive training, validation, fallback |
| ML infrastructure costs | Haute | Moyen | GPU optimization, cloud spot instances |
| Elasticsearch scaling | Moyenne | Moyen | Cluster setup, monitoring, sharding |
| Data privacy AI training | Moyenne | Élevé | Anonymization, user consent, GDPR |
| Recommendation bias | Moyenne | Moyen | A/B testing, diversity metrics, feedback |

## 8. PHASE 6: MONÉTISATION AVANCÉE

**Durée**: 3 mois (Avril-Juin 2026)  
**Objectif**: Premium features + abonnements + revenus récurrents  
**Features**: 70 (F436-F455, F511-F560)  
**Team**: 8 développeurs

### 8.1 Features Priorisées (70)

#### Module 8: Education (suite) (20)
- F291-F305, F391-F395: Abonnements, parcours, formateurs

#### Module 19: Notifications (20)
- F551-F570: Notifications in-app, emails, push

#### Module 20: Security Advanced (15)
- F571-F585: Protection avancée, compliance

#### Module 21: Developer API (15)
- F586-F600: API publique, webhooks, SDKs

### 8.2 Objectifs Détaillés

#### Objectif 1: Abonnements Premium
- Tiers Premium ($9.99/mo)
- Tiers Pro ($29.99/mo)
- Tiers Business ($99.99/mo)
- Features exclusives par tier
- Trial gratuit 14 jours
- Gestion billing (upgrade/downgrade)
- Invoicing automatique

#### Objectif 2: Education Monétisation
- Cours payants (one-time payment)
- Abonnement accès illimité
- Parcours d'apprentissage premium
- Certifications payantes
- Corporate training packages

#### Objectif 3: Developer Platform
- API REST publique (v1)
- API GraphQL
- Webhooks sortants
- SDK JavaScript, Python, Go
- Developer portal
- API keys management
- Rate limiting par tier

### 8.3 Livrables

| Livrable | Description | Deadline | Status |
|----------|-------------|----------|--------|
| **L6.1** | Premium tiers actifs | Week 3 | ⏳ |
| **L6.2** | 100+ subscribers premium | Week 6 | ⏳ |
| **L6.3** | $5,000+ MRR | Week 8 | ⏳ |
| **L6.4** | API publique v1 | Week 10 | ⏳ |
| **L6.5** | 10+ developers actifs API | Week 12 | ⏳ |

### 8.4 Critères de Succès

#### Must Have
- ✅ 70 nouvelles features (430 total cumulé)
- ✅ 100+ premium subscribers
- ✅ $5,000+ MRR
- ✅ API publique stable (99.9% uptime)
- ✅ 10+ developers utilisant API
- ✅ Churn rate < 10%

#### Should Have
- ✅ 500+ premium trials
- ✅ Trial-to-paid conversion > 20%
- ✅ API documentation complète
- ✅ SDK 3 langages (JS, Python, Go)

#### Could Have
- API GraphQL
- Lifetime deals
- Reseller program

### 8.5 Métriques Succès (KPI)

| Métrique | Target | Mesure |
|----------|--------|--------|
| **MRR** | $5,000+ | Stripe |
| **Premium subscribers** | 100+ | Database |
| **Trial conversions** | > 20% | Analytics |
| **Churn rate** | < 10% | Analytics |
| **API calls/day** | 10,000+ | Monitoring |
| **Developer signups** | 50+ | Database |

### 8.6 Risques Phase 6

| Risque | Prob | Impact | Mitigation |
|--------|------|--------|------------|
| Low premium adoption | Haute | Élevé | Value proposition, marketing, trials |
| High churn rate | Moyenne | Élevé | Engagement features, support, value |
| API abuse | Moyenne | Moyen | Rate limiting, monitoring, auth |
| Payment processing fees | Faible | Faible | Negotiate rates, optimize billing |
| Feature parity free vs paid | Moyenne | Moyen | Clear tiering, value differentiation |

## 9. PHASE 7: SCALE & ENTERPRISE

**Durée**: 3 mois (Juillet-Septembre 2026)  
**Objectif**: Scalabilité 10,000+ users + features enterprise  
**Features**: 90 (restantes de modules 10, 13, 14, 16, 17)  
**Team**: 8 développeurs

### 9.1 Features Priorisées (90)

#### Module 10: Cloud Storage (20)
- F331-F350: Nextcloud integration, sync, backups

#### Module 13: Administration (25)
- F411-F435: Modération, gestion utilisateurs, config plateforme

#### Module 14: UI/UX (20)
- F436-F455: Thèmes, personnalisation, accessibilité

#### Module 16: External Integrations (25)
- F501-F525: DAW integrations, Spotify sync, YouTube upload

### 9.2 Objectifs Détaillés

#### Objectif 1: Scalabilité Infrastructure
- Kubernetes deployment
- Auto-scaling (HPA)
- Multi-region (US, EU)
- Load balancing avancé
- CDN global (CloudFlare)
- Database sharding
- Redis cluster

#### Objectif 2: Features Enterprise
- SSO (SAML, LDAP)
- Team management
- Role-based permissions granulaires
- Audit logs complets
- White-label option
- SLA garanties
- Support prioritaire

#### Objectif 3: Intégrations Externes
- DAW integrations (Ableton, FL Studio, Logic)
- Streaming services (Spotify, Apple Music)
- Distribution (DistroKid, CD Baby)
- Social media (Twitter, Instagram)
- Cloud storage (Dropbox, Google Drive)
- Analytics (Google Analytics, Mixpanel)

### 9.3 Livrables

| Livrable | Description | Deadline | Status |
|----------|-------------|----------|--------|
| **L7.1** | Kubernetes production | Week 2 | ⏳ |
| **L7.2** | Multi-region deployment | Week 5 | ⏳ |
| **L7.3** | 10,000+ users supportés | Week 7 | ⏳ |
| **L7.4** | Enterprise features | Week 9 | ⏳ |
| **L7.5** | 5+ enterprise clients | Week 12 | ⏳ |

### 9.4 Critères de Succès

#### Must Have
- ✅ 90 nouvelles features (520 total cumulé)
- ✅ 10,000+ utilisateurs actifs
- ✅ 100+ concurrent audio streams
- ✅ Latency p95 < 100ms (global)
- ✅ 5+ clients enterprise
- ✅ 99.95% uptime

#### Should Have
- ✅ Multi-region latency < 150ms
- ✅ Auto-scaling fonctionnel
- ✅ 10+ intégrations actives
- ✅ SSO actif (5+ clients)

#### Could Have
- Edge computing (Cloudflare Workers)
- Database read replicas (5+)
- Disaster recovery automated

### 9.5 Métriques Succès (KPI)

| Métrique | Target | Mesure |
|----------|--------|--------|
| **MAU** | 10,000+ | Analytics |
| **Concurrent users** | 1,000+ | Monitoring |
| **Audio streams** | 100+ | Monitoring |
| **Enterprise clients** | 5+ | Sales |
| **Uptime** | 99.95% | Monitoring |
| **Global latency p95** | < 150ms | Prometheus |

### 9.6 Risques Phase 7

| Risque | Prob | Impact | Mitigation |
|--------|------|--------|------------|
| Infrastructure costs explosion | Haute | Élevé | Cost monitoring, optimization, reserved instances |
| Kubernetes complexity | Moyenne | Moyen | Training, managed K8s (EKS/GKE), DevOps hire |
| Multi-region data sync | Haute | Élevé | Conflict resolution, eventual consistency |
| Enterprise sales cycle long | Haute | Moyen | Early pipeline, demos, pilots |
| Integration maintenance | Moyenne | Moyen | Automated testing, versioning, deprecation policy |

## 10. PHASE 8: INNOVATION & IA

**Durée**: 4 mois (Octobre 2026 - Janvier 2027)  
**Objectif**: Features innovantes IA + Web3 + VR/AR  
**Features**: 80 (restantes modules 15, 18, experimental)  
**Team**: 8 développeurs

### 10.1 Features Priorisées (80)

#### Module 15: AI Advanced (30)
- F486-F500, suite: Voice synthesis, AI mixing, content generation

#### Module 18: Blockchain/Web3 (30)
- F491-F520: NFT minting, marketplace NFT, smart contracts royalties

#### Experimental: VR/AR (20)
- E001-E020: Virtual events, VR concerts, AR mixing

### 10.2 Objectifs Détaillés

#### Objectif 1: IA Générative
- Voice synthesis (TTS naturel)
- AI music generation (beats, melodies)
- AI mixing assistant
- Auto-transcription lyrics
- Smart mastering (genre-aware)
- Audio upscaling (quality enhancement)

#### Objectif 2: Web3 & Blockchain
- NFT minting (tracks, albums, collectibles)
- NFT marketplace intégré
- Smart contracts pour royalties
- Token $VEZA (utility token)
- Staking rewards
- DAO governance
- On-chain licensing

#### Objectif 3: VR/AR
- Virtual concerts (VR)
- Virtual studios (VR collaboration)
- AR mixing table
- Spatial audio
- Virtual venue builder
- Avatar customization

### 10.3 Livrables

| Livrable | Description | Deadline | Status |
|----------|-------------|----------|--------|
| **L8.1** | AI voice synthesis | Week 4 | ⏳ |
| **L8.2** | NFT marketplace MVP | Week 8 | ⏳ |
| **L8.3** | Token $VEZA launch | Week 10 | ⏳ |
| **L8.4** | VR concert alpha | Week 14 | ⏳ |
| **L8.5** | 600 features complètes | Week 16 | ⏳ |

### 10.4 Critères de Succès

#### Must Have
- ✅ 80 nouvelles features (600 TOTAL)
- ✅ AI features utilisées (1,000+ users)
- ✅ 100+ NFTs mintés
- ✅ Token $VEZA listé (exchange)
- ✅ 1 VR concert avec 50+ participants
- ✅ PROJET 100% COMPLET

#### Should Have
- ✅ $50,000+ NFT sales
- ✅ 10,000+ token holders
- ✅ VR app (Quest, PSVR)
- ✅ Media coverage (TechCrunch, etc.)

#### Could Have
- AI music competition
- Metaverse integration
- AR glasses support

### 10.5 Métriques Succès (KPI)

| Métrique | Target | Mesure |
|----------|--------|--------|
| **Features totales** | 600/600 | Checklist |
| **AI features usage** | 1,000+ users | Analytics |
| **NFT sales** | $50,000+ | Blockchain |
| **Token holders** | 10,000+ | Blockchain |
| **VR users** | 500+ | Analytics |
| **MAU** | 50,000+ | Analytics |

### 10.6 Risques Phase 8

| Risque | Prob | Impact | Mitigation |
|--------|------|--------|------------|
| AI models quality issues | Haute | Moyen | Extensive R&D, user feedback, iterations |
| Blockchain regulation unclear | Haute | Élevé | Legal counsel, compliance, pivot ready |
| VR adoption low | Haute | Faible | Optional feature, web fallback |
| Token value volatility | Haute | Moyen | Utility focus, not speculation |
| Innovation overload users | Moyenne | Faible | Gradual rollout, education, opt-in |

## 11. GESTION DES RISQUES

### 11.1 Risques Globaux

| Risque | Probabilité | Impact | Phase | Mitigation |
|--------|-------------|--------|-------|------------|
| **Burn-out équipe** | Haute | Critique | Toutes | Sprint planning réaliste, vacances, buffer |
| **Changement stratégie** | Moyenne | Critique | Toutes | Documents ORIGIN immuables, processus change mgmt |
| **Dépendance technique** | Moyenne | Élevé | P0-P3 | Alternatives documentées (ADR), pas de vendor lock-in |
| **Compétition nouvelle** | Haute | Élevé | P3-P8 | Differentiation features, community, quality |
| **Financement insuffisant** | Moyenne | Critique | P3-P6 | Monétisation précoce, runway 12+ mois, fundraising |
| **Sécurité breach** | Faible | Critique | Toutes | Audits réguliers, monitoring, incident response plan |
| **Perte données** | Faible | Critique | Toutes | Backups automatiques, disaster recovery, tests |
| **Réglementation nouvelle** | Moyenne | Élevé | P6-P8 | Legal counsel, compliance monitoring, flexibility |

### 11.2 Plan de Contingence

#### Scénario 1: Phase Bloquée (critères succès non atteints)
1. **Analyse root cause** (1 jour)
2. **Plan correctif** (2 jours)
3. **Exécution correctif** (1 semaine max)
4. **Validation critères** (3 jours)
5. **Go/No-Go décision** (1 jour)
6. **Si No-Go**: Extend phase 2 semaines, re-scope si nécessaire

#### Scénario 2: Bug Critique en Production
1. **Rollback immédiat** (<5min)
2. **Incident response team** (on-call)
3. **Root cause analysis** (2h)
4. **Hotfix développement** (4h)
5. **Hotfix testing** (2h)
6. **Hotfix deployment** (30min)
7. **Post-mortem** (24h après résolution)

#### Scénario 3: Ressource Clé Indisponible
1. **Bus factor > 2** pour chaque composant critique
2. **Documentation complète** (runbooks)
3. **Pair programming** régulier
4. **Knowledge sharing** weekly
5. **Backup assignee** pour chaque rôle critique

## 12. RESSOURCES ET BUDGET

### 12.1 Équipe

#### Phase 0-1 (3 mois)
- 1 Lead Backend (Go)
- 1 Backend Developer (Go)
- 1 Rust Developer
- 1 Frontend Developer (React)
- 1 DevOps Engineer (part-time)
- 1 QA Engineer (part-time)

#### Phase 2-4 (8 mois)
- 1 Lead Backend
- 2 Backend Developers
- 2 Rust Developers
- 2 Frontend Developers
- 1 Mobile Developer (React Native)
- 1 DevOps Engineer (full-time)
- 1 QA Engineer (full-time)

#### Phase 5-8 (12 mois)
- 1 CTO/Lead Architect
- 1 Lead Backend
- 2 Backend Developers
- 2 Rust Developers
- 2 Frontend Developers
- 1 Mobile Developer
- 1 ML Engineer
- 1 DevOps Engineer
- 1 QA Engineer
- 1 Security Engineer

### 12.2 Budget Estimé (24 mois)

| Catégorie | Mensuel | 24 mois | Notes |
|-----------|---------|---------|-------|
| **Salaires** | $40,000 | $960,000 | 8 devs average |
| **Infrastructure** | $3,000 | $72,000 | AWS, CDN, monitoring |
| **Services externes** | $1,500 | $36,000 | Stripe, SendGrid, etc. |
| **Marketing** | $5,000 | $120,000 | Post-MVP |
| **Legal & Compliance** | $2,000 | $48,000 | Contrats, GDPR, audits |
| **Tools & Licenses** | $1,000 | $24,000 | GitHub, IDEs, services |
| **Buffer (20%)** | $10,500 | $252,000 | Imprévus |
| **TOTAL** | $63,000 | **$1,512,000** | |

### 12.3 Revenue Projections

| Phase | MRR | ARR | Users | Notes |
|-------|-----|-----|-------|-------|
| **P1 (MVP)** | $0 | $0 | 100 | Free tier only |
| **P2** | $500 | $6,000 | 500 | Early adopters premium |
| **P3** | $5,000 | $60,000 | 1,000 | Marketplace takes off |
| **P4** | $15,000 | $180,000 | 2,000 | Social features, retention |
| **P5** | $30,000 | $360,000 | 5,000 | AI features, analytics |
| **P6** | $60,000 | $720,000 | 10,000 | Premium tiers, API |
| **P7** | $100,000 | $1,200,000 | 25,000 | Enterprise clients |
| **P8** | $150,000 | $1,800,000 | 50,000 | Innovation, Web3 |

**Break-even**: Phase 6 (Month 18)  
**ROI 24 months**: $1.8M revenue vs $1.5M costs = **+$300K profit**

## ✅ CHECKLIST DE VALIDATION

### Par Phase
- [ ] Toutes les features prévues complètes (100%)
- [ ] Critères de succès Must Have atteints
- [ ] Tests coverage > 80%
- [ ] Zero bugs critiques
- [ ] Performance targets atteints
- [ ] Documentation à jour
- [ ] Security audit passé (si applicable)
- [ ] User testing positif
- [ ] Go/No-Go meeting approuvé

### Global
- [ ] 8 phases complétées
- [ ] 600 features implémentées
- [ ] 50,000+ utilisateurs actifs
- [ ] $150,000+ MRR
- [ ] 99.9%+ uptime
- [ ] Quality metrics atteints
- [ ] Break-even atteint

## 📊 MÉTRIQUES DE SUCCÈS

### Technique (24 mois)
- **Features complètes**: 600/600 (100%)
- **Code coverage**: > 80% (backend + Rust + frontend)
- **Uptime**: > 99.9%
- **Latency API p95**: < 100ms
- **Security vulnerabilities**: 0 critical
- **Technical debt**: < 10% (SonarQube)

### Business (24 mois)
- **MAU**: 50,000+
- **Premium subscribers**: 5,000+
- **MRR**: $150,000+
- **Marketplace GMV**: $500,000+
- **Churn rate**: < 5%
- **NPS Score**: > 60

### User Satisfaction (24 mois)
- **App Store rating**: > 4.5/5
- **Support tickets resolved**: > 95%
- **User retention D7**: > 60%
- **User retention D30**: > 40%
- **Feature adoption**: > 70% for core features

## 🔄 HISTORIQUE DES VERSIONS

| Version | Date | Changements |
|---------|------|-------------|
| 1.0.0 | 2025-11-02 | Version initiale - 8 phases sur 24 mois |

---

## ⚠️ AVERTISSEMENT

**CE DOCUMENT EST IMMUABLE**

Les phases, durées, et objectifs sont **VERROUILLÉS**. Toute modification nécessite un processus de Change Management formel avec approbation CTO/CEO/Board.

**Seules modifications autorisées sans CM formel**:
- Ajustements mineurs planning (<1 semaine)
- Réaffectation ressources au sein d'une phase
- Priorisation features au sein d'un module (même phase)

**Modifications nécessitant CM formel**:
- Changement durée phase (>1 semaine)
- Ajout/suppression features
- Changement critères de succès
- Réallocation budget
- Changement équipe (>1 personne)

---

**Document créé par**: Product Team + Engineering  
**Date de création**: 2025-11-02  
**Prochaine révision**: Fin de chaque phase  
**Propriétaire**: CTO / VP Product

**Statut**: ✅ **APPROUVÉ ET VERROUILLÉ**

