# Plan Complet d'Amélioration des Tests

**Date:** 2025-01-27  
**Objectif:** Atteindre 80%+ de couverture de tests

---

## ✅ Accomplissements Phase 1

### Tests Composants UI Créés (6 fichiers)
1. ✅ `input.test.tsx` - 8 tests
2. ✅ `checkbox.test.tsx` - 8 tests
3. ✅ `alert.test.tsx` - 9 tests
4. ✅ `textarea.test.tsx` - 6 tests
5. ✅ `progress.test.tsx` - 9 tests
6. ✅ `tabs.test.tsx` - 6 tests

**Total:** **46 nouveaux tests** créés

### Corrections Setup Appliquées
1. ✅ Mock `useToast` corrigé (retourne `{ success, error }`)
2. ✅ Mock WebSocket amélioré (addEventListener, removeEventListener)
3. ✅ Helper `withRouter` créé dans `test-utils.tsx`
4. ✅ Fichier `src/test/mocks.ts` créé avec helpers réutilisables

---

## 🎯 Plan d'Action Complet

### Phase 1: Correction Tests Existants (EN COURS)
**Objectif:** Faire passer tous les tests existants

#### 1.1. Corrections Setup Globales ✅
- [x] Mock useToast corrigé
- [x] Mock WebSocket amélioré
- [x] Helpers de test créés

#### 1.2. Corrections Tests Individuels (À CONTINUER)
- [x] `PlaylistBatchActions.test.tsx` - Mock useToast corrigé
- [x] `TrackSearch.test.tsx` - Router ajouté
- [ ] Autres tests avec erreurs similaires (~160 fichiers restants)

**Estimation:** 3-5 jours

---

### Phase 2: Tests Composants UI Restants (PRIORITÉ HAUTE)
**Objectif:** Couvrir les 22 composants UI restants

#### Composants à Tester (22 restants)
**Semaine 1-2: Composants Formulaires**
- [ ] `label.tsx`
- [ ] `radio-group.tsx`
- [ ] `switch.tsx`

**Semaine 3-4: Composants Navigation**
- [ ] `table.tsx`
- [ ] `scroll-area.tsx`
- [ ] `slider.tsx`

**Semaine 5-6: Composants Spécialisés**
- [ ] `empty-state.tsx`
- [ ] `Toast.tsx`
- [ ] `dropdown-menu.tsx`
- [ ] `confirmation-dialog.tsx`
- [ ] `avatar-upload.tsx`
- [ ] `button-loading.tsx`
- [ ] `DataList.tsx`
- [ ] `focus-trap.tsx`
- [ ] `FormField.tsx`
- [ ] `HelpText.tsx`
- [ ] `ImageCropper.tsx`
- [ ] `ImageViewerModal.tsx`
- [ ] `LazyComponent.tsx`
- [ ] `optimized-image.tsx`
- [ ] `virtualized-list.tsx`
- [ ] `WaveformVisualizer.tsx`

**Estimation:** 6-8 semaines

---

### Phase 3: Tests Services (PRIORITÉ HAUTE)
**Objectif:** Couvrir les 17 services sans tests

#### Services à Tester (17 services)
- [ ] `adminService.ts`
- [ ] `analyticsService.ts`
- [ ] `chatService.ts`
- [ ] `commerceService.ts`
- [ ] `developerService.ts`
- [ ] `educationService.ts`
- [ ] `gamificationService.ts`
- [ ] `gearService.ts`
- [ ] `groupService.ts`
- [ ] `playlistService.ts` (mock service)
- [ ] `projectService.ts`
- [ ] `searchService.ts`
- [ ] `sessionService.ts`
- [ ] `socialService.ts`
- [ ] `storageService.ts`
- [ ] `uploadService.ts`
- [ ] `userService.ts`

**Estimation:** 4-5 semaines

---

### Phase 4: Tests Context & Hooks (PRIORITÉ MOYENNE)
**Objectif:** Couvrir la gestion d'état

#### Context à Tester (5 fichiers)
- [ ] `AudioContext.tsx`
- [ ] `AuthContext.tsx`
- [ ] `CartContext.tsx`
- [ ] `ThemeContext.tsx`
- [ ] `ToastContext.tsx`

#### Hooks à Tester (~21 fichiers)
- [ ] Vérifier quels hooks ont déjà des tests
- [ ] Créer tests pour hooks manquants

**Estimation:** 2-3 semaines

---

## 📊 Métriques de Succès

### Objectifs
- ✅ **Phase 1 complétée** - 6 composants UI critiques testés
- ⏳ **Correction tests existants** - En cours
- ⏳ **Phase 2** - 22 composants UI restants
- ⏳ **Phase 3** - 17 services
- ⏳ **Phase 4** - 5 Context + ~21 hooks
- ⏳ **80%+ couverture globale** - Objectif final

---

## 🚀 Prochaines Étapes Immédiates

1. ⏳ Continuer correction tests existants (160 fichiers restants)
2. ⏳ Créer tests pour composants UI restants (Phase 2)
3. ⏳ Créer tests pour services (Phase 3)
4. ⏳ Créer tests pour Context & Hooks (Phase 4)
5. ⏳ Générer rapport de couverture final

---

**Dernière mise à jour:** 2025-01-27

