---
id: "weekly-2024-w03"
title: "📊 Rapport Hebdomadaire - Semaine 2024-W03"
sidebar_label: "📊 Rapport Hebdomadaire - Semaine 2024-W03"
---
> NOTE: Cette page décrit la CIBLE (but visé).

# 📊 Rapport Hebdomadaire - Semaine 2024-W03

**Période** : 15-21 Janvier 2024  
**Généré le** : 2024-01-15  
**Généré par** : Agent Planner  

## 🎯 Vue d'Ensemble

### Métriques Clés
- **Tâches Terminées** : 8/12 (67%)
- **Tâches En Cours** : 3/12 (25%)
- **Tâches Bloquées** : 1/12 (8%)
- **Vélocité** : 8 story points
- **Burndown** : -2 points (en retard)

### Statut Global
🟡 **En Retard** - 2 points de retard sur l'objectif de 10 points

## ✅ Tâches Terminées (Done)

### Backend (3 tâches)
- [x] **TASK-001** : Implémentation OAuth2 Google
  - **Effort** : 5 points
  - **Owner** : @implementer
  - **Durée** : 3 jours
  - **Qualité** : ✅ Tests passent, docs à jour

- [x] **TASK-002** : Configuration Redis pour sessions
  - **Effort** : 2 points
  - **Owner** : @implementer
  - **Durée** : 1 jour
  - **Qualité** : ✅ Tests passent, docs à jour

- [x] **TASK-003** : API endpoints pour authentification
  - **Effort** : 3 points
  - **Owner** : @implementer
  - **Durée** : 2 jours
  - **Qualité** : ✅ Tests passent, docs à jour

### Frontend (2 tâches)
- [x] **TASK-004** : Composant LoginForm avec OAuth2
  - **Effort** : 3 points
  - **Owner** : @implementer
  - **Durée** : 2 jours
  - **Qualité** : ✅ Tests passent, docs à jour

- [x] **TASK-005** : Gestion des états d'authentification
  - **Effort** : 2 points
  - **Owner** : @implementer
  - **Durée** : 1 jour
  - **Qualité** : ✅ Tests passent, docs à jour

### Infrastructure (2 tâches)
- [x] **TASK-006** : Configuration Docker pour OAuth2
  - **Effort** : 2 points
  - **Owner** : @implementer
  - **Durée** : 1 jour
  - **Qualité** : ✅ Tests passent, docs à jour

- [x] **TASK-007** : Variables d'environnement sécurisées
  - **Effort** : 1 point
  - **Owner** : @implementer
  - **Durée** : 0.5 jour
  - **Qualité** : ✅ Tests passent, docs à jour

### Documentation (1 tâche)
- [x] **TASK-008** : Mise à jour docs Vision/Current
  - **Effort** : 1 point
  - **Owner** : @docs
  - **Durée** : 0.5 jour
  - **Qualité** : ✅ Docs à jour, exemples fournis

## 🔄 Tâches En Cours (In Progress)

### Backend (1 tâche)
- [ ] **TASK-009** : Implémentation OAuth2 GitHub
  - **Effort** : 4 points
  - **Owner** : @implementer
  - **Progression** : 60% (2.4 points)
  - **Blocage** : Aucun
  - **ETA** : 2 jours

### Frontend (1 tâche)
- [ ] **TASK-010** : Composant UserProfile
  - **Effort** : 3 points
  - **Owner** : @implementer
  - **Progression** : 40% (1.2 points)
  - **Blocage** : Aucun
  - **ETA** : 3 jours

### Infrastructure (1 tâche)
- [ ] **TASK-011** : Configuration CI/CD pour OAuth2
  - **Effort** : 2 points
  - **Owner** : @implementer
  - **Progression** : 30% (0.6 points)
  - **Blocage** : Aucun
  - **ETA** : 2 jours

## 🚫 Tâches Bloquées (Blocked)

### Backend (1 tâche)
- [ ] **TASK-012** : Intégration OAuth2 Discord
  - **Effort** : 3 points
  - **Owner** : @implementer
  - **Blocage** : En attente de clés API Discord
  - **Responsable** : @researcher
  - **ETA** : Indéterminé

## 📊 Métriques de Qualité

### Tests
- **Couverture Backend** : 85% (✅ Objectif : 80%)
- **Couverture Frontend** : 78% (⚠️ Objectif : 75%)
- **Couverture Rust** : 90% (✅ Objectif : 85%)
- **Tests E2E** : 65% (✅ Objectif : 60%)

### Performance
- **API Latency** : 95ms P95 (✅ Objectif : &lt;100ms)
- **Frontend Load** : 1.8s (✅ Objectif : &lt;2s)
- **Memory Usage** : 480MB (✅ Objectif : &lt;512MB)
- **CPU Usage** : 45% (✅ Objectif : &lt;50%)

### Sécurité
- **Vulnerabilities** : 0 critical, 0 high (✅)
- **Secrets** : 0 detected (✅)
- **Dependencies** : 95% up to date (✅)
- **Licenses** : 100% compatible (✅)

## 🚨 Risques Identifiés

### Risques Techniques
- **Risque 1** : Performance OAuth2 en production
  - **Probabilité** : Moyenne
  - **Impact** : Moyen
  - **Mitigation** : Tests de charge, monitoring
  - **Status** : En cours de mitigation

- **Risque 2** : Compatibilité navigateurs OAuth2
  - **Probabilité** : Faible
  - **Impact** : Élevé
  - **Mitigation** : Tests cross-browser
  - **Status** : En cours de mitigation

### Risques Business
- **Risque 1** : Délai de livraison OAuth2
  - **Probabilité** : Élevée
  - **Impact** : Moyen
  - **Mitigation** : Priorisation, ressources additionnelles
  - **Status** : En cours de mitigation

## 📈 Dette Technique

### Dette Identifiée
- **Backend** : 3 points de dette
  - Refactoring des handlers d'authentification
  - Amélioration de la gestion d'erreurs
  - Optimisation des requêtes DB

- **Frontend** : 2 points de dette
  - Refactoring des composants d'authentification
  - Amélioration de la gestion d'état
  - Optimisation du bundle

- **Infrastructure** : 1 point de dette
  - Amélioration de la configuration Docker
  - Optimisation des variables d'environnement

### Plan de Traitement
- **Semaine prochaine** : 2 points de dette
- **Semaine suivante** : 2 points de dette
- **Semaine 3** : 2 points de dette

## 🎯 Objectifs Semaine Prochaine

### Priorité 1 (P0)
- [ ] **TASK-009** : Finaliser OAuth2 GitHub
- [ ] **TASK-010** : Finaliser UserProfile
- [ ] **TASK-011** : Finaliser CI/CD OAuth2

### Priorité 2 (P1)
- [ ] **TASK-012** : Résoudre blocage Discord OAuth2
- [ ] **TASK-013** : Tests de charge OAuth2
- [ ] **TASK-014** : Documentation OAuth2

### Priorité 3 (P2)
- [ ] **TASK-015** : Refactoring handlers auth
- [ ] **TASK-016** : Optimisation requêtes DB
- [ ] **TASK-017** : Amélioration gestion erreurs

## 📊 Métriques d'Équipe

### Vélocité
- **Semaine actuelle** : 8 points
- **Semaine précédente** : 10 points
- **Moyenne 4 semaines** : 9.5 points
- **Tendance** : Stable

### Qualité
- **Bugs introduits** : 2
- **Bugs corrigés** : 5
- **Rework** : 8%
- **Satisfaction équipe** : 8/10

### Collaboration
- **PR reviews** : 18h moyenne
- **Feedback loops** : 1.5 cycles
- **Merge conflicts** : 3%
- **Communication** : Excellente

## 🔄 Actions Correctives

### Actions Immédiates
1. **Résoudre blocage Discord** : Assigner @researcher
2. **Accélérer OAuth2 GitHub** : Ressources additionnelles
3. **Améliorer couverture Frontend** : Tests supplémentaires

### Actions à Moyen Terme
1. **Plan de charge OAuth2** : Tests de performance
2. **Formation équipe** : Best practices OAuth2
3. **Monitoring** : Métriques OAuth2 en production

## 📚 Apprentissages

### Succès
- **OAuth2 Google** : Implémentation réussie
- **Tests** : Couverture maintenue
- **Documentation** : Mise à jour efficace
- **Collaboration** : Communication fluide

### Améliorations
- **Estimation** : Sous-estimation des tâches OAuth2
- **Blocages** : Gestion des dépendances externes
- **Tests** : Besoin de plus de tests E2E
- **Performance** : Monitoring en temps réel

## 🎯 Prochaines Priorités

### Top 5 Priorités
1. **OAuth2 GitHub** - Finalisation
2. **UserProfile** - Composant frontend
3. **CI/CD OAuth2** - Pipeline
4. **Discord OAuth2** - Résolution blocage
5. **Tests de charge** - Performance

### Objectifs Semaine Prochaine
- **Vélocité** : 10 points
- **Qualité** : 0 bugs critiques
- **Performance** : < 100ms API
- **Documentation** : 100% à jour

---

**Rapport généré automatiquement par Agent Planner**  
*Prochain rapport : 2024-01-22*
