# 🗺️ ROADMAP DÉTAILLÉE - VEZA BACKEND TRANSFORMATION

## 📋 MÉTHODOLOGIE MOSCoW

### 🟢 MUST HAVE (Critique - Sprint 1-4)
- Fonctionnalités essentielles pour la survie du projet
- Sécurité, performance, stabilité
- Tests et monitoring

### 🟡 SHOULD HAVE (Important - Sprint 5-8)
- Fonctionnalités importantes pour la compétitivité
- Architecture moderne, scalabilité
- Expérience utilisateur améliorée

### 🟠 COULD HAVE (Souhaitable - Sprint 9-12)
- Fonctionnalités qui ajoutent de la valeur
- Optimisations, features avancées
- Différenciation concurrentielle

### 🔴 WON'T HAVE (Futur - Sprint 13+)
- Fonctionnalités pour les versions futures
- Innovations, expérimentations
- Évolutions long terme

---

## 🟢 ÉPIC 1 : FONDATION & STABILISATION

### Epic 1.1 : Tests & Qualité
**Priorité :** MUST HAVE  
**Sprint :** 1-2  
**Estimation :** 2 semaines  

#### User Story 1.1.1 : Tests Unitaires
**En tant que** développeur  
**Je veux** une couverture de tests de 90%  
**Afin de** garantir la qualité et la stabilité du code  

**Tâches :**
- [ ] **TASK-1.1.1.1** : Setup framework de tests Go (1 jour)
- [ ] **TASK-1.1.1.2** : Tests unitaires pour User Service (2 jours)
- [ ] **TASK-1.1.1.3** : Tests unitaires pour Auth Service (2 jours)
- [ ] **TASK-1.1.1.4** : Tests unitaires pour Track Service (2 jours)
- [ ] **TASK-1.1.1.5** : Tests unitaires pour Chat Service (2 jours)
- [ ] **TASK-1.1.1.6** : Tests unitaires pour Stream Service (2 jours)
- [ ] **TASK-1.1.1.7** : Configuration coverage reporting (1 jour)

#### User Story 1.1.2 : Tests d'Intégration
**En tant que** développeur  
**Je veux** des tests d'intégration automatisés  
**Afin de** valider le comportement end-to-end  

**Tâches :**
- [ ] **TASK-1.1.2.1** : Setup tests d'intégration avec Docker (1 jour)
- [ ] **TASK-1.1.2.2** : Tests API REST complètes (3 jours)
- [ ] **TASK-1.1.2.3** : Tests WebSocket (2 jours)
- [ ] **TASK-1.1.2.4** : Tests base de données (2 jours)
- [ ] **TASK-1.1.2.5** : Tests Redis cache (1 jour)

#### User Story 1.1.3 : Linting & Code Quality
**En tant que** lead developer  
**Je veux** des standards de code stricts  
**Afin de** maintenir la qualité et la cohérence  

**Tâches :**
- [ ] **TASK-1.1.3.1** : Configuration ESLint pour Go (1 jour)
- [ ] **TASK-1.1.3.2** : Configuration clippy pour Rust (1 jour)
- [ ] **TASK-1.1.3.3** : Setup pre-commit hooks (1 jour)
- [ ] **TASK-1.1.3.4** : Configuration SonarQube (1 jour)

### Epic 1.2 : Monitoring & Observabilité
**Priorité :** MUST HAVE  
**Sprint :** 1-2  
**Estimation :** 2 semaines  

#### User Story 1.2.1 : Métriques de Base
**En tant que** DevOps engineer  
**Je veux** des métriques de performance en temps réel  
**Afin de** surveiller la santé du système  

**Tâches :**
- [ ] **TASK-1.2.1.1** : Setup Prometheus (1 jour)
- [ ] **TASK-1.2.1.2** : Métriques API (latence, throughput) (2 jours)
- [ ] **TASK-1.2.1.3** : Métriques base de données (2 jours)
- [ ] **TASK-1.2.1.4** : Métriques Redis (1 jour)
- [ ] **TASK-1.2.1.5** : Dashboard Grafana basique (2 jours)

#### User Story 1.2.2 : Logging Structuré
**En tant que** développeur  
**Je veux** des logs structurés et centralisés  
**Afin de** faciliter le debugging et l'audit  

**Tâches :**
- [ ] **TASK-1.2.2.1** : Configuration logging Go (1 jour)
- [ ] **TASK-1.2.2.2** : Configuration logging Rust (1 jour)
- [ ] **TASK-1.2.2.3** : Centralisation logs (ELK Stack) (2 jours)
- [ ] **TASK-1.2.2.4** : Log rotation et retention (1 jour)

#### User Story 1.2.3 : Health Checks
**En tant que** système  
**Je veux** des health checks complets  
**Afin de** détecter les problèmes rapidement  

**Tâches :**
- [ ] **TASK-1.2.3.1** : Health checks API (1 jour)
- [ ] **TASK-1.2.3.2** : Health checks base de données (1 jour)
- [ ] **TASK-1.2.3.3** : Health checks services externes (1 jour)
- [ ] **TASK-1.2.3.4** : Alerting automatisé (1 jour)

### Epic 1.3 : Sécurité
**Priorité :** MUST HAVE  
**Sprint :** 2-3  
**Estimation :** 2 semaines  

#### User Story 1.3.1 : Audit de Sécurité
**En tant que** security engineer  
**Je veux** un audit de sécurité complet  
**Afin de** identifier et corriger les vulnérabilités  

**Tâches :**
- [ ] **TASK-1.3.1.1** : Audit dépendances (1 jour)
- [ ] **TASK-1.3.1.2** : Audit configuration (1 jour)
- [ ] **TASK-1.3.1.3** : Tests de pénétration (2 jours)
- [ ] **TASK-1.3.1.4** : Rapport de sécurité (1 jour)

#### User Story 1.3.2 : Chiffrement & Secrets
**En tant que** security engineer  
**Je veux** un chiffrement robuste des données sensibles  
**Afin de** protéger les informations utilisateurs  

**Tâches :**
- [ ] **TASK-1.3.2.1** : Chiffrement at rest (AES-256) (2 jours)
- [ ] **TASK-1.3.2.2** : Rotation automatique clés JWT (1 jour)
- [ ] **TASK-1.3.2.3** : Gestion secrets (HashiCorp Vault) (2 jours)
- [ ] **TASK-1.3.2.4** : Certificats TLS automatiques (1 jour)

---

## 🟡 ÉPIC 2 : ARCHITECTURE MODERNE

### Epic 2.1 : Clean Architecture
**Priorité :** SHOULD HAVE  
**Sprint :** 3-4  
**Estimation :** 3 semaines  

#### User Story 2.1.1 : Refactor Domain Layer
**En tant que** architecte  
**Je veux** une séparation claire des couches  
**Afin de** améliorer la maintenabilité  

**Tâches :**
- [ ] **TASK-2.1.1.1** : Création structure Clean Architecture (1 jour)
- [ ] **TASK-2.1.1.2** : Refactor entités domain (2 jours)
- [ ] **TASK-2.1.1.3** : Refactor services application (3 jours)
- [ ] **TASK-2.1.1.4** : Refactor infrastructure layer (2 jours)
- [ ] **TASK-2.1.1.5** : Refactor interfaces layer (2 jours)

#### User Story 2.1.2 : Injection de Dépendances
**En tant que** développeur  
**Je veux** une injection de dépendances systématique  
**Afin de** faciliter les tests et la modularité  

**Tâches :**
- [ ] **TASK-2.1.2.1** : Setup DI container (Wire) (1 jour)
- [ ] **TASK-2.1.2.2** : Configuration DI pour services (2 jours)
- [ ] **TASK-2.1.2.3** : Configuration DI pour repositories (2 jours)
- [ ] **TASK-2.1.2.4** : Tests avec DI (1 jour)

### Epic 2.2 : CQRS Implementation
**Priorité :** SHOULD HAVE  
**Sprint :** 4-5  
**Estimation :** 2 semaines  

#### User Story 2.2.1 : Command/Query Separation
**En tant que** développeur  
**Je veux** séparer les lectures et écritures  
**Afin d'optimiser les performances  

**Tâches :**
- [ ] **TASK-2.2.1.1** : Design patterns CQRS (1 jour)
- [ ] **TASK-2.2.1.2** : Implémentation Command handlers (3 jours)
- [ ] **TASK-2.2.1.3** : Implémentation Query handlers (3 jours)
- [ ] **TASK-2.2.1.4** : Tests CQRS (1 jour)

#### User Story 2.2.2 : Read Models
**En tant que** développeur  
**Je veux** des modèles de lecture optimisés  
**Afin d'améliorer les performances des requêtes  

**Tâches :**
- [ ] **TASK-2.2.2.1** : Design read models (1 jour)
- [ ] **TASK-2.2.2.2** : Implémentation read models (3 jours)
- [ ] **TASK-2.2.2.3** : Synchronisation write/read models (2 jours)

### Epic 2.3 : Event Sourcing
**Priorité :** SHOULD HAVE  
**Sprint :** 5-6  
**Estimation :** 3 semaines  

#### User Story 2.3.1 : Event Store
**En tant que** architecte  
**Je veux** un event store pour l'audit trail  
**Afin de** tracer tous les changements d'état  

**Tâches :**
- [ ] **TASK-2.3.1.1** : Design event store schema (1 jour)
- [ ] **TASK-2.3.1.2** : Implémentation event store (3 jours)
- [ ] **TASK-2.3.1.3** : Event serialization/deserialization (2 jours)
- [ ] **TASK-2.3.1.4** : Event versioning (2 jours)

#### User Story 2.3.2 : Event Handlers
**En tant que** développeur  
**Je veux** des handlers d'événements  
**Afin de** réagir aux changements d'état  

**Tâches :**
- [ ] **TASK-2.3.2.1** : Design event handlers (1 jour)
- [ ] **TASK-2.3.2.2** : Implémentation event handlers (3 jours)
- [ ] **TASK-2.3.2.3** : Event replay capability (2 jours)
- [ ] **TASK-2.3.2.4** : Tests event sourcing (1 jour)

---

## 🟠 ÉPIC 3 : MICROSERVICES

### Epic 3.1 : Service Decomposition
**Priorité :** COULD HAVE  
**Sprint :** 6-8  
**Estimation :** 4 semaines  

#### User Story 3.1.1 : User Service
**En tant que** architecte  
**Je veux** un service utilisateur autonome  
**Afin de** isoler la logique utilisateur  

**Tâches :**
- [ ] **TASK-3.1.1.1** : Extraction User Service (3 jours)
- [ ] **TASK-3.1.1.2** : API User Service (2 jours)
- [ ] **TASK-3.1.1.3** : Base de données User Service (2 jours)
- [ ] **TASK-3.1.1.4** : Tests User Service (2 jours)

#### User Story 3.1.2 : Track Service
**En tant que** architecte  
**Je veux** un service track autonome  
**Afin de** isoler la logique audio  

**Tâches :**
- [ ] **TASK-3.1.2.1** : Extraction Track Service (3 jours)
- [ ] **TASK-3.1.2.2** : API Track Service (2 jours)
- [ ] **TASK-3.1.2.3** : Base de données Track Service (2 jours)
- [ ] **TASK-3.1.2.4** : Tests Track Service (2 jours)

#### User Story 3.1.3 : Chat Service
**En tant que** architecte  
**Je veux** un service chat autonome  
**Afin de** isoler la logique de messagerie  

**Tâches :**
- [ ] **TASK-3.1.3.1** : Extraction Chat Service (3 jours)
- [ ] **TASK-3.1.3.2** : WebSocket Chat Service (2 jours)
- [ ] **TASK-3.1.3.3** : Base de données Chat Service (2 jours)
- [ ] **TASK-3.1.3.4** : Tests Chat Service (2 jours)

### Epic 3.2 : API Gateway
**Priorité :** COULD HAVE  
**Sprint :** 7-8  
**Estimation :** 2 semaines  

#### User Story 3.2.1 : Gateway Implementation
**En tant que** DevOps engineer  
**Je veux** un API Gateway centralisé  
**Afin de** gérer le routing et la sécurité  

**Tâches :**
- [ ] **TASK-3.2.1.1** : Setup Kong/Traefik (1 jour)
- [ ] **TASK-3.2.1.2** : Configuration routing (2 jours)
- [ ] **TASK-3.2.1.3** : Rate limiting (1 jour)
- [ ] **TASK-3.2.1.4** : Authentication/Authorization (2 jours)

### Epic 3.3 : Service Mesh
**Priorité :** COULD HAVE  
**Sprint :** 8-9  
**Estimation :** 2 semaines  

#### User Story 3.3.1 : Istio Implementation
**En tant que** DevOps engineer  
**Je veux** un service mesh pour la communication inter-services  
**Afin de** gérer le trafic et la sécurité  

**Tâches :**
- [ ] **TASK-3.3.1.1** : Setup Istio (1 jour)
- [ ] **TASK-3.3.1.2** : Configuration Virtual Services (2 jours)
- [ ] **TASK-3.3.1.3** : Configuration mTLS (1 jour)
- [ ] **TASK-3.3.1.4** : Monitoring service mesh (1 jour)

---

## 🔴 ÉPIC 4 : PERFORMANCE & SCALABILITÉ

### Epic 4.1 : Cache Distribué
**Priorité :** WON'T HAVE  
**Sprint :** 9-10  
**Estimation :** 2 semaines  

#### User Story 4.1.1 : Redis Cluster
**En tant que** DevOps engineer  
**Je veux** un cache distribué haute performance  
**Afin d'améliorer les temps de réponse  

**Tâches :**
- [ ] **TASK-4.1.1.1** : Setup Redis Cluster (1 jour)
- [ ] **TASK-4.1.1.2** : Configuration cache patterns (2 jours)
- [ ] **TASK-4.1.1.3** : Cache invalidation strategy (2 jours)
- [ ] **TASK-4.1.1.4** : Monitoring cache performance (1 jour)

### Epic 4.2 : Load Balancing
**Priorité :** WON'T HAVE  
**Sprint :** 10-11  
**Estimation :** 2 semaines  

#### User Story 4.2.1 : Auto-scaling
**En tant que** DevOps engineer  
**Je veux** un auto-scaling basé sur les métriques  
**Afin de** gérer la charge dynamiquement  

**Tâches :**
- [ ] **TASK-4.2.1.1** : Setup HPA (Horizontal Pod Autoscaler) (1 jour)
- [ ] **TASK-4.2.1.2** : Configuration métriques de scaling (2 jours)
- [ ] **TASK-4.2.1.3** : Tests auto-scaling (1 jour)
- [ ] **TASK-4.2.1.4** : Monitoring auto-scaling (1 jour)

---

## 📊 ESTIMATIONS DÉTAILLÉES

### Phase 1 : Foundation (Sprint 1-4)
- **Tests & Qualité :** 2 semaines
- **Monitoring :** 2 semaines  
- **Sécurité :** 2 semaines
- **Total :** 6 semaines

### Phase 2 : Modernisation (Sprint 5-8)
- **Clean Architecture :** 3 semaines
- **CQRS :** 2 semaines
- **Event Sourcing :** 3 semaines
- **Total :** 8 semaines

### Phase 3 : Microservices (Sprint 9-12)
- **Service Decomposition :** 4 semaines
- **API Gateway :** 2 semaines
- **Service Mesh :** 2 semaines
- **Total :** 8 semaines

### Phase 4 : Performance (Sprint 13-16)
- **Cache Distribué :** 2 semaines
- **Load Balancing :** 2 semaines
- **Optimisations :** 2 semaines
- **Total :** 6 semaines

**TOTAL ESTIMÉ :** 28 semaines (7 mois)

---

## 🎯 CRITÈRES DE SUCCÈS

### Technique
- ✅ Couverture de tests > 90%
- ✅ Latence API < 20ms
- ✅ Uptime > 99.9%
- ✅ Zero vulnérabilités critiques

### Business
- ✅ 10,000 utilisateurs concurrents
- ✅ 1,000 streams audio simultanés
- ✅ 100,000 messages chat/minute
- ✅ 99.9% disponibilité

### DevOps
- ✅ Déploiement automatique
- ✅ Rollback en < 5 minutes
- ✅ Monitoring temps réel
- ✅ Alerting automatisé

---

*Roadmap créée par le Lead Backend Engineer & Refactor Bot*  
*Prochaine étape : Création des issues GitHub et début de l'implémentation* 