# 📅 ROADMAP_90_DAYS.md - Vers la V1 Stable

## 🟢 M0 - STABILISATION (Jours 1-30)
**Objectif :** Plus de régressions, infrastructure saine.

*   **Semaine 1:** Exécution du `CLEANUP_PLAN` (Fusion libs Rust, Archivage scripts).
*   **Semaine 2:** Audit de sécurité des UUIDs. Vérification de toutes les Foreign Keys en base.
*   **Semaine 3:** Mise en place d'un CI/CD strict. Le build doit passer sur `main` sans hacks.
*   **Semaine 4:** "Smoke Testing" global. Tous les services démarrent avec une seule commande `make start`.

## 🟡 M1 - UNIFICATION (Jours 31-60)
**Objectif :** Une seule codebase Frontend, une communication inter-services claire.

*   **Semaine 5:** Refonte de `veza-desktop` pour consommer le build de `apps/web`.
*   **Semaine 6:** Implémentation propre de gRPC entre Backend (Go) et Chat (Rust) pour partager les sessions/auth sans taper en DB directement.
*   **Semaine 7:** Nettoyage du code mort dans le Backend Go (anciennes routes non-UUID).
*   **Semaine 8:** Documentation technique mise à jour (Architecture réelle = Documentation).

## 🔵 M2 - FEATURE PARITY V1 (Jours 61-90)
**Objectif :** Livrer les 40 features du "Tier 0 - V1 Launch".

*   **Focus:** S'assurer que les 40 features critiques (Auth, Profil, Upload simple, Player audio basique, Chat 1-1) fonctionnent parfaitement sur la stack unifiée.
*   **Fin du trimestre:** Release Candidate 1 (RC1).

---
**Note:** Cette roadmap repousse le développement de nouvelles features (IA, Blockchain, etc.) au trimestre suivant. La dette technique actuelle est trop élevée pour construire dessus sainement.
